Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem na przykładzie elektrowni atomowych - Mirosław Podgórski (Autor); Paweł Derecki (Autor); WITOLD MAZUREK (Autor) (2025)
10.52694/LES.126/2025.9
http://psr.edu.pl/view/abstract/id/17546
Oryginalny artykuł naukowy
W przypadku zastosowania do projektu budowy elektrowni jądrowej rozwiązań właściwych dla nowego typu elektrowni, zintegrowany proces zarządzania ryzykiem zapewnia wystarczające narzędzia do oceny i zarządzania jakością, kosztami i harmonogramem projektu. Analiza i zarządzanie ryzykiem są bowiem elementami działań o rosnącym znaczeniu dla zarządzania projektami, zarówno w odniesieniu do systemów, struktur i komponentów bezpieczeństwa, jak i innych, w celu skutecznego radzenia sobie z niepewnością lub potencjalnymi nieoczekiwanymi zdarzeniami.
When applied to a nuclear power plant construction project with solutions specific to a new type of power plant, an integrated risk management process provides sufficient tools to assess and manage the quality, cost and schedule of the project. Indeed, risk analysis and management are elements of activities of increasing importance to project management, both for safety and non-safety systems, structures and components, to deal effectively with uncertainty or potential unexpected events.
Keywords: nauki o bezpieczeństwie